تشریح آخرین اقدامات مدیریت شهری برای احیای رودخانه تاریخی شهر

فرماندهی‌ کشف‌رود؛ ۳۰ روز بعد

کد خبر: ۱۲۲۱۶

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۰

نوشته

ملیحه فلاح - یک‌ماه از آغاز عملیات بزرگ برای نجات کشف‌رود به فرماندهی شهرداری مشهد می‌گذرد. ۲۸ آبان‌ماه بود که عملیات اجرایی سامان‌دهی رود تاریخی شهر به‌صورت رسمی به فرماندهی شهرداری آغاز شد تا با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط ۸۱ کیلومتر از کشف‌رود ۲۹۰ کیلومتری در قالب مدیریت واحد احیا شود.
حالا با گذشت یک‌ماه از آغاز این مسئولیت، شهرآرا به سراغ سرپرست مدیریت سامان‌دهی کشف‌رود در ساختمان در حال تجهیز این فرماندهی رفت تا در جریان جزئیات پیشرفت پروژه و برنامه‌های آینده مدیریت‌شهری در این زمینه قرار گیرد. به نظر عبدا... سلطان‌احمدی، همکارانش کار چندماه در کشف‌رود را در یک‌ماه انجام داده‌اند. او در این‌باره گفت: شهرداری مشهد حوزه کشف‌رود را به ۱۳ بخش تقسیم کرده که در هر بخش اقدامات مختلفی برنامه‌ریزی شده است. او با بیان اینکه بخش‌ها بر اساس نوع اهمیت و فواصل طولی تقسیم‌بندی شده است، گفت: در هر بخش به ۵ اقدام شامل استفاده نکردن از فاضلاب در کشاورزی و جمع‌آوری موتورتلمبه‌ها، احیا و سامان‌دهی بستر کشف‌رود، تحویل‌گیری اراضی از آب منطقه‌ای، آماده‌سازی محدوده و در نهایت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سامان‌دهی این رودخانه تاریخی توجه شده است. سرپرست مدیریت سامان‌دهی کشف‌رود که زیر نظر شهرداری مشهد فعالیت می‌کند، استقرار شهرک‌های گلخانه‌ای، مزارع شهری و فعالیت‌هایی را که در اقتصاد مردم این منطقه تأثیر مثبتی داشته باشد، در اولویت دانست و افزود: اولویت برای ما مردمی هستند که در آنجا ساکن‌اند و باید از این رودخانه انتفاع قانونی داشته باشند. به گفته سلطان‌احمدی، پیمانکار‌ها در برخی نقاط کار خود را آغاز کرده‌اند و تاکنون عملیات اجرایی سامان‌دهی در ۷ هکتار از اراضی قازقان آغاز شده است.
وی اولین و مهم‌ترین اقدام در سامان‌دهی کشف‌رود را جلوگیری از ورود فاضلاب به این رودخانه دانست و اظهار کرد: باید جریان ورودی فاضلاب به کشف‌رود کند و سپس صفر شود. به گفته سرپرست مدیریت سامان‌دهی کشف‌رود، پساب با استاندارد تخلیه آب‌های سطحی و روان‌آب‌های سطحی ناشی از نزولات آسمانی تنها آبی است که باید پس از این وارد این رودخانه تاریخی شود. در راستای دستیابی به این هدف، ساخت تصفیه‌خانه سپتاژ یکی از مهم‌ترین مراحل کار است که سلطان‌احمدی با اشاره به آن گفت: اکنون در مرحله صدور فراخوان و انتخاب پیمانکار برای ساخت این تصفیه‌خانه با هزینه ۶۰ میلیارد تومان هستیم و در تلاشیم که تصفیه‌خانه سپتاژ ظرف ۲۴ ماه آینده وارد مدار بهره‌برداری شود. احداث تصفیه‌خانه طبرسی با ظرفیت ۶۷ هزار مترمکعب در روز متناسب با آورد تضمینی شرکت آب‌وفاضلاب و انتخاب سرمایه‌گذار برای تصفیه‌خانه کالبرت التیمور تا پایان سال که احداث و بهره‌برداری آزمایشی از آن نیز ۲۴ ماه زمان خواهد برد، ۲ اقدام مهم دیگر در دستیابی به هدف پاک‌سازی کشف‌رود از فاضلاب است که سرپرست مدیریت سامان‌دهی کشف‌رود به آن‌ها اشاره کرد.

بهره‌برداری آزمایشی از چرمشهر؛ اوایل سال آینده
سلطان‌احمدی با بیان اینکه تصفیه‌خانه چرمشهر با معضلاتی رو‌به‌رو است، اظهار کرد: با پیگیری‌ها و مکاتبات با شرکت شهرک‌های صنعتی قرار شد تا پایان سال تصفیه‌خانه چرمشهر ارتقا یابد و از اوایل سال آینده با ظرفیت ۳۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز وارد مرحله آزمایشی بهره‌برداری شود.
او در بخش دیگری از سخنانش از اجرای عملیات سامان‌دهی به‌صورت هم‌زمان در چرمشهر، کلات و التیمور تا خین‌عرب خبر داد و افزود: در این حوزه‌ها سامان‌دهی بستر، عملیات خاکی و درخت‌کاری را در دستورکار خود داریم. سرپرست مدیریت سامان‌دهی کشف‌رود درباره مطالعات طرح نیز چنین گفت: مطالعات بخش زیادی از پروژه انجام، و قسمتی از آن تصویب شده است. همچنین در این‌باره تلاش می‌کنیم که تا چند ماه آینده با به‌کارگیری مشاور در مطالعات، همه کار‌های مربوط به ۸۱ کیلومتر را انجام دهیم. به گفته سلطان‌احمدی، آزادسازی این محدوده بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است به‌زودی اراضی آزادشده تحویل شهرداری خواهد شد. او با اشاره به انعقاد قرارداد با پیمانکار حفاظتی گفت: ۵ پایگاه حفاظت و کنترل در این مسیر وجود دارد که در تلاشیم از طریق جذب پیمانکار حفاظتی، از اراضی آزادشده به‌خوبی محافظت کنیم. سرپرست مدیریت سامان‌دهی کشف‌رود در ادامه ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال ۱۰۰ هکتار برای سامان‌دهی کشف‌رود آماده‌سازی خواهد شد و در ادامه اضافه کرد: تاکنون از ۱۱۵ هکتار نقشه‌برداری زمینی شده و حدود ۱۵۰۰ هکتار نیز در دستورکار نقشه‌برداری با پهپاد قرار دارد.
به گفته سلطان‌احمدی، مشکل اعتباری وجود ندارد و منابع شهرداری نیز در اختیار است و به‌دنبال جذب اعتبارات دولتی هم هستیم.