ضرب الاجل ۴۵ روزه شورا برای تکمیل پروژه پارکینگ «هشت آباد» مشهد

اعضای کمیسیون عمران، ترافیک و حمل و نقل شورای اسلامی دربازدید از پروژه پارکینگ هشت آباد بر لزوم رفع مشکلات این پروژه تأکید کردند.

کد خبر: ۱۳۱۹۸۳

تاریخ : ۰۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۲

نوشته

محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ یکی از مشکلات اصلی هسته مرکزی شهر مشهد، کمبود پارکینگ است و درحالی که از دو پایانه شهدا و هاشمی نژاد و خیابان توحید و شیرازی، دسترسی‌های مناسبی از نظر حمل ونقل عمومی برای سفر تا حرم مطهر رضوی فراهم شده است، به دلیل نبود پارکینگ مناسب، همچنان زائران ترجیح می‌دهند با خودرو شخصی وارد هسته مرکزی و اطراف حرم شوند و ترافیک را تحمل کرده و از پارکینگ‌های حرم استفاده کنند.

شهرداری از حدود پنج سال پیش و برای کاستن از ترافیک خیابان‌های منتهی به حرم مطهر و هسته مرکزی شهر، ساخت پارکینگ در میدان شهدا به عنوان هسته مرکزی شهر را آغاز کرد و پارکینگ میدان شهدا و شهیدهاشمی نژاد افتتاح شد. سال ۱۳۹۹ هم دو عملیات اجرایی ساخت دو پارکینگ توحید و هشت آباد با مجموع ظرفیت حدود ۷۰۰ خودرو آغاز شد.

در این میان پارکینگ هشت آباد با حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهره برداری است و دیروز رئیس و اعضای کمیسیون عمران، ترافیک و حمل ونقل شورای اسلامی شهر در بازدید صبحگاهی خود، در جریان آخرین اقدامات برای احداث این پارکینگ و مشکلات مالی که گریبان گیر این پروژه شد، قرار گرفتند.

مشکلات مالی، مانع افتتاح پارکینگ هشت آباد

آذر ۱۳۹۹ بود که کلنگ ساخت پارکینگ هشت آباد در میدان شهدا با ظرفیت حدود ۴۰۰ خودرو در ۵ هزار مترمربع در همکف و ۱۲ هزار مترمربع زیر سطحی و با اعتبار نزدیک به ۱۴۰ میلیاردتومان به زمین خورد و همان زمان اعلام شد که این پارکینگ مهم هسته مرکزی شهر مشهد درنهایت یک ساله به بهره برداری خواهد رسید.

درست یک سال بعد از آن، مدیرعامل وقت سازمان عمران شهرداری مشهد، از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی این پروژه خبر داد و اعلام کرد که پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰ افتتاح خواهد شد، اما درحالی که در زمان آغاز ساخت پارکینگ هشت آباد اعلام شده بود این پارکینگ گنجایش بیش از ۴۰۰ خودرو را دارد، سید خلیل منبتی، معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد، گفت که هشت آباد فقط برای ۲۶۷ خودرو جای پارک دارد و تا پایان سال ۱۴۰۰ افتتاح می‌شود و نوروز در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

سال ۱۴۰۰ درحالی تمام شد که خبری از افتتاح پارکینگ هشت آباد بیرون نیامد و در پنجمین ماه سال جاری، معاون عمران شهرداری اعلام کرد که پارکینگ هشت آباد ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۲۵ درصد از آن تا آخر مرداد قابل استفاده خواهد بود. البته منبتی، همان زمان در گفتگو با شهرآرا به مشکلات مالی پروژه اشاره کرده و افتتاح آن تا پاییز امسال را منوط به تزریق منابع مالی دانسته بود.

روند کند پروژه

دیروز رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر در حاشیه بازدید از این پروژه عمرانی در هسته مرکزی شهر، از ضرب الاجل ۴۵ روزه شورا برای بهره برداری از این پارکینگ خبر داد و گفت: پارکینگ طبقاتی هشت آباد باید در سریع‌ترین زمان، تأمین اعتبار شود و ظرف یک ماه و نیم آینده به بهره برداری برسد و در اختیار زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی قرار گیرد.

ایمان فرهنمدی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در هسته مرکزی شهر و میدان شهدا ادامه داد: هشت آباد از پارکینگ‌های پیش بینی شده در محدوده میدان شهدا برای تسهیل دسترسی زائران به حرم مطهر رضوی است، اما متأسفانه در یک سال اخیر، عملیات اجرایی آن به کندی پیش رفته است؛ به همین دلیل این بازدید میدانی برای بررسی مسائل و مشکلات و همچنین تسریع در روند تکمیل پروژه در برنامه کمیسیون عمران قرار گرفت.

رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد با بیان اینکه پروژه هشت آباد، مشکلاتی دارد که باید زودتر برطرف شود، افزود: بیشترین مشکلات پروژه پارکینگ هشت آباد مربوط به تأسیسات، پله‌های برقی، آسانسور‌ها و انشعابات برق است و در این بازدید تأکید کردیم که این تجهیزات به سرعت تأمین شود تا ظرف یک ماه و نیم آینده بتوانیم پروژه را به بهره برداری برسانیم و در اختیار زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی قرار گیرد. فرهمندی بیان کرد: با توجه به اینکه تجهیزات پس از نصب باید آزمایش‌های استاندارد را پشت سر بگذارد، مهلت یک ما ه و نیمه‌ای به شهرداری داده شد و البته تأمین مالی نیز باید به سرعت به سرانجام برسد.

فقط ۵ میلیارد تومان!

همچنین در ادامه، مدیرکل نظارت بر اجرای طرح‌های زیربنایی معاونت عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه به‌دلیل تأمین‌نشدن حدود ۵‌میلیارد‌تومان، ادامه عملیات ساخت پارکینگ هشت‌آباد و بهره‌برداری از این پارکینگ در میدان شهدا قفل شده است، گفت: برخی از تجهیزات مورد‌نیاز برای تکمیل ساخت این پارکینگ، نیازمند پول نقد است و از‌طرفی برای این پروژه ۷۰ میلیارد‌تومان بدهی وجود دارد که این بدهی به‌مرور پرداخت می‌شود.

سید‌محمود ریحانی با تأکید بر اینکه مبلغ مورد‌نیاز برای ادامه کار پروژه هشت‌آباد باید از‌طریق شهرداری و معاونت مالی و پشتیبانی تأمین و پرداخت شود، تصریح کرد: شهردار مشهد ابتدای مهر امسال در حضور معاونان خود، دستور پرداخت ۲۰‌میلیارد‌تومان برای پارکینگ هشت‌آباد در مدت چند روز را صادر کرد که تا امروز این مبلغ واریز نشده است؛ درنتیجه پروژه پارکینگ هشت‌آباد با ظرفیت جای پارک ۲۷۰ خودرو در پیشرفت فیزیکی ۹۵‌درصدی باقی مانده و افتتاح آن به تأخیر افتاده است. البته هزینه انجام‌شده برای ساخت این پارکینگ که دو سال زمان برده، ۱۵۰‌میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: پارکینگ هشت‌آباد دارای سه‌طبقه همکف و منفی یک و دو، در دو فضای چهارقسمتی است. اگر مبلغ جزئی باقی‌مانده برای خرید تجهیزات به دست ما برسد، در مدت کمتر از یک ماه می‌توانیم این پارکینگ را برای شهروندان مشهدی و زائران بارگاه رضوی آماده بهره‌برداری کنیم.