بهره برداری از دوربرگردان شهیدمیرزایی در تابستان ۱۴۰۲

پس از مطالعات و بررسی‌های فراوان ترافیکی، مهر امسال عملیات ساخت دوربرگردان غیرهم‌سطح شهید میرزایی در مجاورت پل رسالت آغاز شد. نبود دوربرگردان حدفاصل میدان فجر تا میدان امام‌حسین (ع) در بزرگراه صدمتری مشهد و حجم سنگین ترافیک در این محدوده، باعث شد شهرداری مشهد برای آسان‌سازی تردد شهروندان، جلوگیری از حوادث متعدد رانندگی در این شریان مهم شهری و کاهش بار ترافیکی این محدوده که همیشه بخش مهمی از دغدغه ساکنان این منطقه شهری بوده است، اقدامات لازم برای ساخت این دوربرگردان را در دستورکار خود قرار دهد.

کد خبر: ۱۴۷۲۳۹

تاریخ : ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۶

نوشته

علیرضا ظهیری | شهرآرانیوز، اکنون پس از گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار این پروژه، این پل دارای پیشرفت ۱۰ درصدی است و بنا به‌گفته مدیرکل نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری مشهد، مردم مشهد و به‌ویژه اهالی منطقه ۳ در تابستان ۱۴۰۲ شاهد بهره‌برداری از این پروژه مهم شهری خواهند بود.

لزوم ساخت دوربرگردان در این محدوده شهری

محمود ریحانی در گفتگو با شهرآرا، با اشاره به اهمیت ساخت دوربرگردان شهیدمیرزایی در بزرگراه صدمتری به‌دلیل وجود دوربرگردان هم‌سطحی که حدفاصل میدان فجر تا میدان امام‌حسین (ع) وجود داشت، اظهار کرد: باتوجه‌به مشکلات متعدد ناشی از وجود دوربرگردان هم سطح این قسمت از شبکه بزرگراهی مشهد، ساخت یک دوربرگردان غیرهم‌سطح به‌منظور افزایش ایمنی سفر شهروندان و کاهش ترافیک این قسمت از بزرگراه صدمتری احساس می‌شد که برپایه این نیازسنجی، عملیات اجرایی ساخت این پل دوربرگردان پس از انجام مطالعات، مهر امسال آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه پل رسالت در گذشته ساخته شده و برخی نکات در ساخت آن رعایت نشده است، افزود: درکنار این پل باید دو دوربرگردان نیز ساخته شود که درحال‌حاضر عملیات ساخت دوربرگردان غیرهم‌سطح بخش شرقی پل رسالت درحال انجام است و دوربرگردان بخش غربی پل نیز در آینده به مرحله ساخت خواهد رسید.
مدیرکل نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری مشهد با بیان اینکه طول دوربرگردان غیرهم‌سطح شهیدمیرزایی چهارصد متر و عرض آن یازده متر است، ادامه داد: این پل دارای هشت پایه و دو کوله است و ۷۶ شمع در آن اجرا می‌شود. همچنین در این پروژه، استفاده از هزار تن آرماتور و ۵ هزارو ۳۰۰ مترمکعب بتن، پیش‌بینی شده است.

رفع معارضات برای سرعت‌بخشی به کار

ریحانی با اشاره به وجود چند معارض در جریان ساخت این دوربرگردان گفت: در جریان ساخت این پل تا به امروز کابل فیبرنوری جابه‌جا شده و همچنین ۳۱۷ اصله درخت، ۴۸۹ بوته درختچه، ۱۷۰۰ طول پرچین و ۲ هزارو ۶۵۰ مترمربع چمن جابه‌جا شده است.
وی تصریح کرد: همچنین در ادامه کار، باید یک لوله گاز دوازده‌اینچی و یک لوله آب هفتصد متری نیز جابه‌جا شود تا بتوانیم با رفع این معارضات، ساخت پروژه را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

پیشرفت ۱۰ درصدی پروژه

مدیرکل نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری مشهد با بیان اینکه درحال‌حاضر پیشرفت فیزیکی ساخت دوربرگردان شهیدمیرزایی ۱۰ درصد است، ادامه داد: تا به امروز از مجموع ۷۶ شمع پل، ۲۳ شمع کار شده و همچنین ۸۵۰ مترمکعب حفاری انجام شده است و ۷۰۰ مترمکعب بتن نیز در این پروژه استفاده شده است.
وی با اشاره به اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی برای اجرای این پروژه گفت: براساس قرارداد، این پل باید در مدت ۱۰ ماه ساخته شود و امیدواریم تا خرداد ۱۴۰۲ شاهد بهره‌برداری از دوربرگردان غیرهم‌سطح شهیدمیرزایی باشیم.