مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد؛ پروژه تعریض پل دهرود مردادماه ابلاغ شده است ، اما معارض دارد!

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد گفت: پروژه تعریض پل دهرود، پروژه ای‌است که مردادماه سال جاری قرارداد آن به سازمان عمران ابلاغ شده است.

کد خبر: ۱۸۸۵۳۶

تاریخ : ۲۰ مهر ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۰

نوشته

احسان شریعتی درگفتگو با شهرآرانیوز درباره روند احداث پل دهرود اظهار کرد: طبق اسناد قرارداد و گفته مشاور این پروژه، مقرر شده است که تعریض این پل ظرف مدت ۹ ماه اجرا شود که طبق این موضوع باید اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ به پایان برسد.

وی تصریح کرد: این موضوع مشروط بر این است که معارضات سر راه پروژه رفع شود. براین اساس شرکت‌های آب و برق در مکان پروژه لوله‌های معارض دارند که جلوی اجرای عملیات احداث پل را گرفته است.

شریعتی ادامه داد: استاندار نیز در بازدیدی که صبح پنجشنبه از این پروژه داشت، نکاتی مطرح کردند و ما نیز مسائل مورد نظر را مطرح کردیم.

وی افزود: دستگاه حفار پروژه، در محل حاضر است و بدلیل وجود لوله معارض که مربوط به شرکت آب است، نمی‌تواند فعالیت کند. همچنین وجود معارض و لوله برق هم جلوی اجرای پروژه را گرفته است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: با شرکت‌های خدماتی نیز هماهنگی‌های لازم  را به عمل آوردیم و مقرر شده طی یک یا دو هفته آینده این لوله آب شرب باید جابجا شود.

وی به گلایه مطرح شده از سوی استاندار اشاره کرد و گفت: استاندار گفتند که چرا سال گذشته مراسم کلنگ‌زنی گرفته‌اید که پاسخ داده شد؛ طرح و اسناد تعریض این پروژه در سال جاری تهیه شده است. قرار است وسط بزرگترین رودخانه شهر مشهد و در بستر رود پل احداث شود که این کار نیاز به دقت و حساسیت ویژه دارد.

وی افزود: قرارداد این پروژه را امسال به ما در سازمان عمران ابلاغ کردند. در این قرارداد زمان اتمام پروژه ۹ ماه بعد از تحویل زمین در نظر گرفته شده است. این درحالی است که هیچ پیمانکاری زمین معارض دار را برای اجرای پروژه تحویل نمی‌گیرد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: تا الان شرکت‌های خدماتی آب و برق همکاری لازم را برای اجرای این پروژه نداشته‌اند. ما از ابتدای مهر ماه پیگیری کردیم و طی چند روز گذشته این شرکت‌ها در محل پروژه مستقر شده و شروع به رفع معارض کرده‌اند.

شریعتی ادامه داد: قسمت‌هایی از پروژه که معارض نداشته اجرا شده است. حتی دیواره بتنی پل ساخته و ستون پل‌ها نیز آماده شده است.

وی خاطرنشان کرد: هر روزی که زودتر از اردیبهشت ۱۴۰۳ پروژه را تحویل دهیم از تاریخ مقرر تسریع در اجرای پروژه داشته‌ایم. در صورتی که معارض هرچه سریع‌تر جمع آوری شود روند این پروژه نیز سرعت خواهد گرفت.

{$sepehr_key_16581}