ساخت دوربرگردان غیرهم‌سطح شهید میرزایی مشهد امسال به بهره‌برداری می رسد | ترافیک صدمتری روان‌تر می‌شود

بنا به گفته مدیرکل نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری، عملیات ساخت دوربرگردان غیرهم‌سطح شهید میرزایی تا ۲۲ بهمن امسال به پایان می‌رسد.

کد خبر: ۱۹۷۵۳۲

تاریخ : ۰۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز دوازدهم مهرماه سال گذشته بود که با حضور مسئولان استانی و شهری، عملیات اجرایی ساخت دوربرگردان غیرهم‌سطح شهید میرزایی در محدوده بزرگراه شهید چراغچی حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا پل فجر آغاز شد. هدف از ساخت این دوربرگردان علاوه بر تحقق سیاست‌های شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر توجه ویژه این دوره مدیریت شهری بر رفع نیاز ساکنان حاشیه شهر، گره‌گشایی از ترافیک بالای بخشی از محدوده بزرگراهی شهرمان است.

حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا پل فجر به دلیل وجود دوربرگردان هم‌سطحی که پس از پل رسالت وجود دارد در بیشتر اوقات روز، ترافیک بالایی را به خود می‌بیند و این مسئله علاوه بر اتلاف وقت شهروندان در برخی مواقع هم سبب کم شدن امنیت رفت‌وآمد خودرو‌ها و حتی عابران پیاده شده است.

در همین راستا ساخت این دوربرگردان غیرهم‌سطح به عنوان یکی از اولویت‌های مدیریت ششم شهری مشهد قرار گرفت و با رفع معارضات پروژه و شدت گرفتن عملیات، مدیرکل نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری مشهد اعلام کرد که حوزه عمرانی شهرداری در تلاش است تا این دوربرگردان را ایام دهه فجر امسال در اختیار زائران و مجاوران بارگاه رضوی قرار دهد.

اهتمام مدیریت شهری نسبت به تسریع در این پروژه باعث شد تا شاهد اجرای یکی از مهم‌ترین بخش‌های عملیات اجرای ساخت دوربرگردان باشیم. در این راستا و با هدف کاهش مزاحمت برای شهروندان، تیرگذاری عرشه شمالی این دوربرگردان به صورت شبانه و در بامداد ششم و هفتم آذرماه انجام شد.

افزایش امنیت تردد در صد متری

مجتبی زمانیان وحیدی در گفتگو با شهرآرا با اشاره به اهمیت ساخت دوربرگردان شهید میرزایی در راستای امنیت تردد وسایل نقلیه، مدیریت ترافیک، کاهش مصرف انرژی و امنیت تردد عابران پیاده به عنوان یکی از اولویت‌های مدیریت شهری مشهد در حلقه ۱۰۰ متری شهرمان گفت: برای ساخت این دوربرگردان ۲۲۵ متر طول حفاری شمع، ۷۳۹۵ مترمربع قالب‌بندی، ۶۵۰۰ مترمکعب عملیات خاک‌برداری، ۸۵۰۰ مترمکعب عملیات خاکریزی و ۵۷۷۰ مترمکعب عملیات بتن‌ریزی پیش‌بینی شده است.

پیشرفت ۵۵ درصدی پروژه

مدیرکل نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری مشهد بیان کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه ۱۰۰ میلیارد تومان است و در حال حاضر این پروژه از پیشرفت ریالی ۶۰ درصدی و پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی برخوردار است. زمانیان وحیدی با بیان اینکه در جریان ساخت این دوربرگردان حفاری شمع‌ها به متراژ ۲۲۵ متر طول انجام شده است، گفت: برای ساخت این پل ۷۳۹۵ مترمربع عملیات قالب‌بندی پیش‌بینی شده که تاکنون ۳۱۴۵ مترمربع این عملیات انجام شده است، همچنین از مجموع ۶۵۰۰ مترمکعب عملیات خاک‌برداری، ۲۵۰۰ مترمکعب خاک‌برداری، از مجموع ۸۵۰۰ مترمکعب عملیات خاک‌ریزی، ۱۶۸۵ مترمکعب آن انجام و از مجموع ۵۷۷۰ مترمکعب عملیات بتن‌ریزی، ۳۴۶ مترمکعب آن اجرایی شده است.

{$sepehr_key_25333}

نصب ۵۰۰ قطعه از پل

وی ادامه داد: همچنین ازمجموع ۹۲۲ عدد قطعات پیش‌ساخته بتنی برای رمپ‌های ورودی و خروجی دوربرگردان، تعداد ۵۰۰ قطعه نصب و از مجموع هجده تیر پیش‌ساخته عرشه پل، دوازده عدد آن نصب شده است. از مجموع ۲۳۱۶ تن آسفالت در نظر گرفته شده برای این پل نیز ۳۵۶ تن آسفالت پخش شده است.

رفع معارضات فراوان

مدیرکل نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری مشهد در ادامه با اشاره به وجود معارضات فراوان در جریان ساخت این دوربرگردان غیرهم‌سطح اظهار کرد: در جریان رفع این معارضات فیبر نوری، لوله‌های گاز ۱۲ و ۲۰ اینچ، تعدادی تیرچراغ برق مربوط به رمپ ابتدایی خیابان فتاح و گاردریل جاده‌ای در ضلع جنوبی از محدوده ساخت این پل حذف شده است.

همچنین در ضلع شمالی پروژه لوله آب ۷۰۰، برخی تیر‌های چراغ برق و دکل انتقال ۶۳ کیلو ولت رفع شده است. به گفته زمانیان وحیدی همچنین در دو شب گذشته عملیات تیرگذاری بخشی از پروژه دوربرگردان غیرهم‌سطح شهید میرزایی مشهد انجام شده و براساس آخرین برنامه‌ریزی‌ها مقرر است این پل در راستای خدمت به زائران و مجاوران بارگاه رضوی ۲۲ بهمن‌ماه به بهره‌برداری برسد.