بازدید شهردار مشهد از احداث پارکینگ آزادی

مدیرعامل شرکت عمرانی همیار سازه توس وابسته به سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از پیشرفت حدود 40 درصدی عملیات اجرایی احداث پایانه و پارکینگ زیر سطحی آزادی مشهد خبرداد.

کد خبر: ۲۳۳۶۶

تاریخ : ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ محمدرضا پرهیخته پور با اشاره به بازدید محمدرضا کلایی شهردار و خلیل الله کاظمی معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد از این پروژه، گفت: در راستای رسالت‌هایی که سازمان همیاری درجهت کمک به اجرای پروژه‌های شهرداری‌ها دارد، پروژه احداث پایانه و پارکینگ زیر سطحی آزادی مشهد طی قراردادی در اواخر سال ۱۳۹۷ به شرکت همیار سازه به عنوان واحد عمرانی این نهاد واگذار شد.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۲ هزار متر مربع در ۳ طبقه و با زیربنایی حدود ۴۴ هزار مترمربع در پنج بلوک دارای ۳ سقف در حال احداث است که در پارکینگ آن پیش بینی محل پارک برای حدود ۷۰۰ خودرو و همچنین ۱۰۰ جای پارک موتورسیکلت و دوچرخه شده است.

مدیرعامل شرکت عمرانی همیار سازه توس بااشاره به پیشرفت حدود ۴۰ درصدی این پروژه، ادامه داد: پروژه پارکینگ آزادی در ضلع جنوبی بوستان ملت در حال اجرا است و با توجه به تقاضای شهروندان برای استفاده از بوستان ملت و کمبود پارکینگ در این محل و همچنین مشکلات پایانه اتوبوسرانی که در مجاورت بوستان قرار داشت در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به رفع محدودیت‌های وجود معارض در اجرای این پروژه بیان کرد: متاسفانه در این پروژه به علت وجود محدودیت‌های فنی و وجود معارضاتی مانند کابل مخابرات، برق، لوله گاز و ... با توقف در ضلع جنوبی آن مواجه شدیم که با توجه به رفع معارض امیدواریم، بتوانیم شاهد تکمیل این پروژه در زمان تعیین شده و ارائه خدمات به مردم مشهد باشیم.

پرهیخته پور با اشاره به توانمندی‌های این واحد عمرانی سازمان همیاری شهرداری‌های استان، خاطر نشان کرد: شرکت همیار سازه توس با برخورداری از کادر اجرایی، تجهیزات و نیرو‌های متخصص در حوزه عمرانی، همواره تلاش می‌کند همیار شهرداری‌ها در پروژه‌های شهری شهر‌های مختلف استان به ویژه کلان شهر مشهد باشد.

تاکید شهردار مشهد برای در نظر گرفتن تمهیدات بهداشتی در اجرای پروژه‌های عمرانی

شهردار مشهد بر اجرای سه شیفته پروژه پایانه و پارکینگ بزرگ آزادی با رعایت تمهیدات بهداشتی و جبران تاخیر ایجاد شده در زمانبندی بهره برداری از این پروژه تاکید کرد.

محمدرضا کلائی عصر امروز در این بازدید از پروژه پایانه و پارکینگ زیر سطحی آزادی که با حضور معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد انجام شد از نزدیک در جریان روند اجرایی و اقدامات انجام شده در این پروژه قرار گرفت.

شهردار مشهد در این بازدید بر اجرای سه شیفته پروژه و رفع تاخیرات به وجود آمده در زمانبندی مد نظر برای بهره برداری از پایانه و پارکینگ آزادی که در ابتدای کار به دلیل وجود معارضات، ایجاد شده بود با در نظر گرفتن تمهیدات لازم بهداشتی برای کارگران و دست اندرکاران آن تاکید کرد.

بهره برداری از پایانه و پارکینگ آزادی در اواخر مهر ماه ۹۹

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز در حاشیه بازدید شهردار از پروژه بزرگ پایانه و پارکینگ آزادی گفت: با برنامه ریزی‌ها و امکانات و تجهیزاتی که شرکت همیار سازه توس تدارک دیده است امیدورایم تا پایان مهر ماه شاهد بهره برداری از پروژه پایانه و پارکینگ آزادی مشهد باشیم.

خلیل الله کاظمی افزود: این پروژه که در ضلع جنوبی بوستان ملت در حال اجرا است با توجه به تقاضای شهروندان برای استفاده از بوستان ملت و کمبود پارکینگ در این محل و همچنین مشکلات پایانه اتوبوسرانی که در مجاورت بوستان قرار داشت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پایانه اتوبوسرانی آزادی با وجود توقف و تردد تعداد زیادی از اتوبوس‌ها آلودگی صوتی و محیطی برای شهروندان و افرادی که برای ورزش به بوستان ملت مراجعه می‌کردند، ایجاد می‌کرد که این موضوع گلایه‌های مردم را در برداشت.

معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد اضافه کرد: برهمین اساس تصمیم گرفته شد تا پارکینگ و پایانه اتوبوسرانی آزادی در سه طبقه با ظرفیت بالغ بر ۷۰۰ جای پارک خودرو در طبقه منهای دو، سکو‌های توقف اتوبوس‌های شهری در طبقه منهای یک و طبقه همکف نیز به عنوان محل تردد عابران پیاده به همراه ایستگاه تاکسی و فضای سبز در ضلع جنوبی بوستان ملت و در زمین پایانه قبلی اجرا شود.

کاظمی با اشاره به تاخیر ۶ ماهه بوجود آمده در اتمام این پروژه، گفت: این که پروژه به دلیل وجود معارضاتی مانند شبکه انتقال گاز، مخابرات و... در ابتدا با این تاخیرات که مجاز نیز هستند مواجه شد که خوشبختانه محدودیت‌ها برطرف و عملیات اجرایی در دو شیفت کاری توسط شرکت عمرانی سازمان همیاری درحال انجام است.

وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به تاکیدات شهردار مشهد مبنی بر سه شیفته شدن عملیات اجرایی پروژه، پارکینگ و پایانه بزرگ آزادی و برنامه ریزی و امکانات و تجهیزاتی که شرکت همیار سازه تدارک دیده است تا اواخر مهر ماه یا دهه اول آبان ماه سال ۹۹ آماده بهره برداری و در اختیار شهروندان قرار گیرد. /م. ا/۲۲۱۵/