بهره‌برداری از پارکینگ آزادی در مهرماه

پروژه پایانه و پارکینگ میدان پارک مشهد با پیشرفت ۴۰‌درصدی به‌صورت فعال در‌حال اجراست

کد خبر: ۲۳۴۹۵

تاریخ : ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۳

نوشته

پایانه آزادی که از خرداد سال‌۹۷ داخل حصار قرار گرفت تا بعد از ۲ سال به پارکینگی سه‌سطحی تبدیل شود، حالا به‌دلیل وجود برخی مشکلات و معارض‌ها به پیشرفت ۴۰‌درصدی رسیده است. با‌این‌حال گفته می‌شود مشهدی‌ها آبان همین امسال، شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه‌۶۰ میلیارد تومانی باشند. چهارشنبه هفته گذشته، شهردار مشهد برای بازدید از این پروژه به محل اجرای آن رفت و بر اجرای سه‌شیفته پروژه پایانه و پارکینگ آزادی تأکید کرد.
محمدرضا کلائی همچنین در ادامه گفت که این فعالیت‌ها باید با رعایت تمهیدات بهداشتی انجام گیرد تا تأخیر ایجاد‌شده در زمان‌بندی بهره‌برداری از این پروژه جبران شود.

تاخیر در افتتاح به دلیل معارضات
معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهردار مشهد نیز در حاشیه بازدید بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌ها و امکانات و تجهیزاتی که شرکت همیارسازه توس تدارک دیده است، امیدواریم تا پایان مهر‌ماه، شاهد بهره‌برداری از پروژه پایانه و پارکینگ آزادی مشهد باشیم.
خلیل‌ا... کاظمی افزود: این پروژه که در ضلع جنوبی بوستان ملت در‌حال اجراست، با‌توجه‌به تقاضای شهروندان برای استفاده از بوستان ملت و کمبود پارکینگ در این محل و همچنین مشکلات پایانه اتوبوس‌رانی که در مجاورت بوستان قرار داشت، در دستور‌کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه پایانه اتوبوس‌رانی آزادی با‌وجود توقف و تردد تعداد زیادی از اتوبوس‌ها آلودگی صوتی و محیطی برای شهروندان و افرادی که برای ورزش به بوستان ملت مراجعه می‌کردند ایجاد می‌کرد، گفت: برهمین اساس تصمیم گرفته شد که پارکینگ و پایانه اتوبوس‌رانی آزادی در سه‌طبقه با ظرفیت بالغ‌بر ۷۰۰جای پارک خودرو در طبقه منهای دو، سکو‌های توقف اتوبوس‌های شهری در طبقه منهای یک و طبقه همکف نیز به‌عنوان محل تردد عابران پیاده به‌همراه ایستگاه تاکسی و فضای سبز در ضلع جنوبی بوستان ملت و در زمین پایانه قبلی اجرا شود.
معاون عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک شهردار مشهد با اشاره به تأخیر شش‌ماهه در به‌پایان‌رسیدن این پروژه، ادامه داد: این پروژه به‌دلیل وجود معارضاتی مانند شبکه انتقال گاز، مخابرات و... در ابتدا با این تأخیرات که مجاز هم هستند، مواجه شد که خوشبختانه محدودیت‌ها برطرف شد و عملیات اجرایی در دو شیفت کاری توسط شرکت عمرانی سازمان همیاری درحال انجام است. امیدواریم با‌توجه‌به تأکید شهردار مشهد مبنی‌بر سه‌شیفته شدن عملیات اجرایی پروژه، پارکینگ آزادی تا اواخر مهر یا دهه اول آبان امسال آماده بهره‌برداری شود و در‌اختیار شهروندان قرار گیرد.

جزئیات پروژه
مدیرعامل شرکت عمرانی همیارسازه توس هم به‌عنوان پیمانکار این پروژه در این بازدید گفت: پروژه احداث پایانه و پارکینگ زیر‌سطحی آزادی مشهد، طی قراردادی در اواخر سال‌۱۳۹۷ به این شرکت به‌عنوان واحد عمرانی این نهاد واگذار شد.
محمدرضا پرهیخته‌پور افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۲‌هزار مترمربع در ۳‌طبقه و با زیربنایی حدود ۴۴‌هزار‌مترمربع در ۵ بلوک دارای ۳‌سقف در‌حال احداث است که در پارکینگ آن برای محل پارک حدود ۷۰۰‌خودرو و همچنین ۱۰۰‌جای پارک موتورسیکلت و دوچرخه پیش‌بینی شده است. او با اشاره به پیشرفت حدود ۴۰‌درصدی این پروژه، ادامه داد: متأسفانه در این پروژه به‌علت محدودیت‌های فنی و وجود معارضاتی مانند کابل مخابرات، برق، لوله گاز و‌... با توقف در ضلع جنوبی آن مواجه شدیم که با‌توجه‌به رفع معارض، امیدواریم بتوانیم شاهد تکمیل این پروژه در زمان تعیین‌شده و ارائه خدمات به مردم مشهد باشیم.