پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه پارکینگ و پایانه آزادی مشهد

به گفته معاون شهردار، پروژه پارکینگ و پایانه آزادی که اکنون پیشرفت ۵۰ درصدی دارد به وضعیت زیست محیطی محدوده کمک ویژه‌ای خواهد کرد

کد خبر: ۲۶۷۴۴

تاریخ : ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۶

نوشته

لیلی رحمانی/ شهرآرانیوز- کافی بود پایتان را از دیوار کوتاه پارک ملت در ضلع جنوب غربی بیرون بگذارید تا دود و سروصدای اتوبوس‌های ایستگاه اتوبوس و پارکینگ مجاورش امانتان را ببرد. درست در کنار بزرگ‌ترین پارک شهر، ایستگاه اتوبوسی بود که به دلیل میزان زیاد تردد، اجازه ورود هوای پاک پارک را به محوطه نمی‌داد. دود و آلودگی این فضای نامتجانس آن قدر بر ریه شهروندان نشست تا بالاخره در ابتدای سال ۹۷ مدیریت شهری، کمر به اجرای پروژه بزرگ احداث پارکینگ و پایانه آزادی بست. از شروع اجرای این پروژه تاکنون، که از همان ابتدا هم قرار بود دو سال زمان ببرد، پایانه و پارکینگ در حصار قرار گرفت و حالا قرار است این حصار‌ها آذر ماه امسال برداشته و پروژه افتتاح شود.

به گفته معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد با توجه به تقاضای شهروندان برای استفاده از بوستان ملت و کمبود پارکینگ در این محل و همچنین مشکلات پایانه اتوبوس رانی که در مجاورت بوستان قرار داشت، این طرح در دستور کار قرار گرفت. پایانه اتوبوس رانی آزادی با وجود توقف و تردد تعداد زیادی اتوبوس، برای شهروندان و افرادی که برای ورزش به بوستان ملت مراجعه می‌کردند، آلودگی صوتی و محیطی ایجاد می‌کرد و برهمین اساس تصمیم گرفته شد پارکینگ و پایانه اتوبوس رانی آزادی احداث شود. خلیل ا... کاظمی، معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد، فروردین امسال و هم زمان با بازدید شهردار از محل پروژه گفته بود: پروژه پایانه و پارکینگ آزادی به دلیل وجود معارضاتی مانند شبکه انتقال گاز، مخابرات و... در ابتدا با این تأخیرات که مجاز هم هستند، مواجه شد و باید از هرکدام از این شرکت‌ها مجوز‌های خاصی دریافت می‌شد که زمان بر بود. اکنون این محدودیت‌ها برطرف شده و عملیات اجرایی در دو نوبت کاری ازسوی شرکت عمرانی سازمان همیاری درحال انجام است.

در این بازدید، محمد رضا کلائی، شهردار مشهد، نیز بر اجرای سه شیفته پروژه پایانه و پارکینگ بزرگ آزادی با رعایت تمهیدات بهداشتی و جبران تأخیر ایجاد شده در زمان بندی بهره برداری از این پروژه تأکید کرد. حالا بعد از گذشت حدود یک ماه از این بازدید، شاهدیم که پروژه‌ای که بعد از گذشت ۲ سال فقط ۴۰ درصد رشد داشت، سرعت گرفته و به مرز پیشرفت ۵۰ درصدی رسیده است که این به معنای تحقق وعده افتتاح پروژه در آذر ماه امسال خواهد بود. این پروژه در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع در ۳ طبقه و با زیربنایی حدود ۳۳ هزار مترمربع در ۵ بلوک دارای ۳ سقف در حال احداث است که در پارکینگ آن برای محل پارک حدود ۷۰۰ خودرو و همچنین ۱۰۰ جای پارک موتورسیکلت و دوچرخه پیش بینی شده است.

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهردار مشهد در گفتگو با شهرآرا با تأکید بر اهمیت این پروژه گفت: افتتاح این پروژه به وضعیت زیست محیطی محدوده کمک خواهد کرد؛ چرا که فضای همکف پایانه سابق، به وسعت پارک و فضای سبز افزوده خواهد شد و تمام اتوبوس‌هایی که آلودگی هوا و صوتی ایجاد می‌کردند، نیز به طبقه منهای یک منتقل خواهند شد. کاظمی با تأکید بر پیشرفت ۸ درصدی پروژه در یک ماه گذشته افزود: کار‌های انجام پروژه بعد از رفع مشکلات و تعارض‌ها سرعت گرفته و در دو نوبت دوازده ساعته در حال انجام است و تجهیزات تأمین شده و سرعت رشد پروژه نیز مطلوب است. به گفته وی، این پروژه ۳۳ هزار مترمربع زیر بنا دارد و در سه طبقه بنا خواهد شد؛ پروژه منفی یک پایانه اتوبوس با قابلیت پارک هم زمان ۵۰ اتوبوس و طبقات بعدی به صورت پارکینگ خواهد بود و ۱۲ پله برقی و ۱۲ آسانسور برای سهولت دسترسی به پارکینگ مدنظر در این پروژه نصب و راه اندازی خواهد شد. وی ادامه داد: این پروژه می‌تواند منظر زیبایی در محدوده ایجاد کند و بودجه آن نیز ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.