بهره برداری از پارکینگ آزادی در آذر ماه سال جاری

معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد با اشاره به انتشار برخی از اخبار مبنی بر تعطیلی عملیات اجرایی پروژه پارکینگ بزرگ آزادی و تاخیر در بهره برداری از آن گفت: پارکینگ و پایانه آزادی حداکثر تا آذرماه امسال آماده بهره برداری خواهد بود.

کد خبر: ۲۸۵۶۲

تاریخ : ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، خلیل الله کاظمی در این خصوص اظهار کرد: عملیات اجرایی پارکینگ و پایانه بزرگ آزادی در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۸، با توجه به درخواسته‌های شهروندان برای استفاده از بوستان ملت و کمبود پارکینگ و همچنین مشکلات پایانه اتوبوسرانی مجاور این بوستان آغاز شد.
وی با بیان این که برنامه زمانبندی شده برای بهره برداری از این پروژه ۵۰۰ روز بود، افزود: متاسفانه در ابتدای کار، پروژه با معارضات زیادی از جمله خط لوله گاز و تاسیسات برخی شرکت‌های خدماتی روبرو شد که همین امر روند زمانبندی پروژه را با تاخیر چند ماهه روبه رو کرد.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد بیان کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، معارضات رفع و بخشی از تاخیرات پیش آمده جبران خواهد شد. در حال حاضر عملیات احداث این پارکینگ بزرگ با سرعت درحال انجام است.
کاظمی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی پارکینگ و پایانه بزرگ آزادی خاطرنشان کرد: با توجه به سرعت پروژه و فعال بودن عملیات اجرایی به صورت سه شیفت، این پروژه حداکثر آذرماه امسال آماده بهره برداری می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد