شرح آخرین وضعیت راه‌اندازی فاز یک خط ۳ متروی مشهد از زبان مدیرعامل

مدیرعامل شرکت قطارشهری شهرداری مشهد گفت: ۲۵ اسفندماه، با اعضای شورای شهر، شهردار مشهد و خبرنگاران سوار فاز یک خط سه قطارشهری خواهیم شد تا شرایط را برای مسافرگیری بررسی کنیم.

کد خبر: ۳۲۰۲۷۱

تاریخ : ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ کیانوش کیامرز امروز، ۱۶ اسفند ۱۴۰۳، در جریان بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مشهد از فاز یک خط سه قطارشهری، اظهار کرد: امروز بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مشهد از قطارشهری بود که از دو ایستگاه پایانه مسافربری و باب‌الجواد(ع) بازدید داشتیم.

وی افزود: ایستگاه پایانه مسافربری برای مسافرگیری آماده و در حال نظافت و لکه‌گیری است. ایستگاه باب‌الجواد(ع) و شهدا هنوز کار زیادی دارد که در حال انجام کار هستیم.

کیامرز بیان کرد: براساس برنامه زمان‌بندی که تعیین کردیم، با اعضای شورای شهر، شهردار مشهد و خبرنگاران در ۲۵ اسفندماه سوار قطار خواهیم شد تا شرایط را برای مسافرگیری بررسی کنیم. تلاش ما این است تا آن روز بیشتر کار‌ها را کامل کنیم.

مدیرعامل شرکت قطارشهری شهرداری مشهد ادامه داد: مشکلاتی به خاطر قطعی برق و تعطیلی کارخانه‌های مختلف کشور داشتیم که برخی اجناس ما هنوز نرسیده است. تلاش می‌کنیم تا بیست‌وپنجم اجناس را برسانیم. ۲۵ اسفندماه برنامه نهایی برای مسافرگیری را اعلام خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: پله‌برقی‌های خط سه قطارشهری رسیده و پله‌برقی‌های مربوط به میدان شهدا ۱۹ اسفندماه وارد مشهد می‌شود. کارگاه به صورت سه‌شیفت کار می‌کند. در یک‌ماه‌ونیم گذشته، ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و ۱۰۰۰ میلیارد هم پیش رو داریم تا مسافرگیری را انجام دهیم.

کیامرز اضافه کرد: در حال حاضر در میدان شهدا ۵۰۰ نفر، در باب‌الجواد(ع) ۲۵۰ نفر و در پایانه مسافربری، ۱۵۰ پرسنل در حال فعالیت هستند. مجموعاً حدود ۳ تا ۴ هزار نفر در خط دو، سه و چهار قطارشهری مشهد فعالیت دارند.

{$sepehr_key_111898}