پایان پروژه انسداد مرز خراسان رضوی تا انتهای ۱۴۰۴

جانشین فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نیروی زمینی ارتش در شمال‌شرق کشور در گفت‌وگو با شهرآرا اعلام کرد پروژه انسداد مرز خراسان رضوی تا انتهای ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد.

کد خبر: ۳۲۶۳۴۷

تاریخ : ۲۴ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ پروژه انسداد مرز از جمله مطالبات مهم و دغدغه‌ها در تأمین امنیت کشور بود که در نهایت، در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و عملیات اجرایی آن نیز با اشراف نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد. قرارگاه نیروی زمینی ارتش در منطقه شمال‌شرق کشور، متولی اجرای این پروژه مهم شده و تاکنون نیز اقدامات درخورتوجهی در این زمینه صورت گرفته است. برای اطلاع دقیق‌تر از آنچه در پروژه انسداد مرز صورت گرفته، در گفت‌و‌گو با امیر سرتیپ دوم ستاد صادق نوری، جانشین فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نیروی زمینی ارتش در شمال شرق کشور، به ابعاد مختلف این پروژه مهم ملی پرداخته‌ایم و آنچه در ادامه خواهد آمد، ماحصل این گفت‌وگوست.

وضعیت امنیتی کشورمان در مرز مشترک با کشور افغانستان چگونه است؟

مرز حدود ۹۳۰ کیلومتری با کشور افغانستان از امنیت کافی برخوردار است. دو لشکر و چهار تیپ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این منطقه استقرار دارد و تأمین و مراقبت از مرز را در کنار سایر همکاران نظامی و انتظامی برعهده دارد. یگان‌های عملیاتی با تجهیزات کامل در منطقه استقرار دارند و این اطمینان را به مردم شریف ایران می‌دهیم که مرز‌های ما از امنیت خوبی برخوردار هستند. انسداد مرز و ایجاد دیوار مرزی هم می‌تواند در اطمینان خاطر مردم و به‌ویژه مرزنشینان تأثیر بسزایی داشته باشد و در مجموع، از نظر امنیتی در وضعیت مطلوبی قرار داریم.

یکی از شاخصه‌های امنیتی که برای مرز شرقی ایران تعریف شده است، ایجاد دیوار مرزی یا همان پروژه انسداد مرزهاست. درباره اهمیت این پروژه توضیحاتی ارائه دهید؟

اجرای این پروژه، هم به سود مردم کشور ما و هم به سود مردم افغانستان است و موجب دسترسی‌نداشتن ساکنان منطقه به عوامل طبیعی از جمله رودخانه نخواهد شد. در کنار تأمین امنیت، موجب رونق بازار منطقه خواهد شد. هر چند برخی عامدانه یا غیرعامدانه به این موضع دامن می‌زنند که با انسداد مرز، میان دو کشور همسایه مسلمان دیوار می‌کشید، اما ما کشور همسایه افغانستان را برادران مسلمان خود می‌دانیم و ارتباط خود را بر اساس حسن هم‌جواری حفظ می‌کنیم.

معتقدیم که این دیوار، مانعی در ارتباط میان مردم ایران و افغانستان ایجاد نمی‌کند. ما دو کشور همسایه هستیم و بسیاری از دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف بین این دو ملت هستند. ما باید هوشیار باشیم و فرصتی برای سوءاستفاده به آنها ندهیم. کنترل و نظارت بر تردد‌های مرزی به سود هر دو کشور خواهد بود.

آیا نقطه اختلافی هم در مرز وجود دارد؟

مرز‌های ما مشخص است و هر کجا که ابهام یا اختلاف نظر وجود داشته باشد، این موضوع از طریق تیم‌های فنی ما و کشور افغانستان برطرف می‌شود و نظرات تخصصی را با احترام می‌پذیریم. سازمان جغرافیایی ارتش به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران و مجموعه ژئودوز (زمین‌سنجی) کشور افغانستان در محل حاضر شده و ابهامات احتمالی را برطرف می‌کنند.

با توجه به اهمیت مطرح‌شده برای اجرای این پروژه و همچنین همراهی کشور همسایه شرقی ایران، وضعیت اجرای این پروژه به چه صورت پیش می‌رود؟

پروژه انسداد مرز، یک پروژه ملی است که مصوبه آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز عملیات اجرایی‌اش آغاز شد. در فاز اول این پروژه بنا بر آن شد که انسداد مرزی سیصد کیلومتر مرز مشترک کشور افغانستان با استان خراسان رضوی اجرا شود. عملیات اجرایی این سیصد کیلومتر با همکاری چهار تیم فنی ارتش و یک مؤسسه فنی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) آغاز شد که این همکاری تا پایان سال گذشته نیز ادامه داشت و از ابتدای امسال، به دلیل آنکه مأموریت دیگری از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح برای آن مؤسسه تعریف شده بود، این پروژه به نیروی زمینی ارتش تحویل داده شد که پس از هماهنگی صورت گرفته با هیئت رئیسه نیروی زمینی ارتش، گروه ۴۱۱ مهندسی بروجرد جایگزین این مؤسسه شد.

از مجموع این سیصد کیلومتر در حال حاضر ۱۲۵ کیلومتر زیرساخت مناسب برای نصب دیوار ایجاد شده و در ۶۵ کیلومتر از مسیر نیز دیوار به‌طور کامل اجرا شده است. روند فعالیت شرکت‌های دیوارساز سرعت بیشتری گرفته و در حال حاضر بیش از پانزده کیلومتر دیوار دپوشده ساخته شده است که به‌تدریج در مسیر نصب خواهد شد.

نباید از یاد ببریم که برای نخستین‌بار در سطح کشور است که قطعات دیواری چهارده تنی بتن مسلح به ارتفاع چهار متر و عرض حدود ۳۸۰ سانتی‌متر و با کیفیت بسیار بالا در کشور تولید می‌شود که تولید، حمل و نصب آن بسیار دشوار است و به دقت فراوانی نیاز دارد. تیم‌های فنی هم با سخت‌گیری و دقت، بر اجرای این پروژه نظارت دارند تا این‌کار به نحو احسن به سرانجام برسد.

چون بهره‌برداری از این‌کار قرار است در درازمدت صورت بگیرد و دیوار امنیتی باید پابرجا باشد. هم‌زمان با اجرای پروژه انسداد، تیم‌های تأمین تاکتیکی نیز برای کارگاه‌ها و مرز تعریف شده و در منطقه استقرار دارد. از مجموع پنج گروه مهندسی نیروی زمینی ارتش، چهار گروه در این منطقه مستقر و تقویت شده است.

{$sepehr_key_117853}

چه مشکلاتی در اجرای پروژه انسداد مرزی وجود داشته است؟

پروژه انسداد مرز در این مسیر سیصد کیلومتری به دلیل نیاز به تأمین زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف آن و با توجه به بافت مختلف خاک در این منطقه که از بخش‌های مختلف کوهستانی تا رمل و شن متغیر است، بسیار دشوار است. ضمن اینکه آب و هوای این منطقه نیز بسیار متفاوت است. از وزش باد و گرد و غبار شدید در تابستان تا سرمای شدید زمستان که موجب شد مدتی این پروژه با تأخیر مجاز همراه باشد.

حتی قالب‌هایی که برای تولید قطعات دیوار استفاده می‌شد، به دلیل تغییرات شدید آب و هوایی دچار تغییر شکل شد و شرکت مجبور به سفارش مجدد قالب شدند. مشکل کم‌آبی و کمبود سوخت در منطقه نیز از جمله مسائلی بود که در اجرای این پروژه با آن روبه‌رو بودیم. حتی برخی شرکت‌های همکار به دلیل سختی کار، از همراهی در ادامه پروژه انصراف دادند.

البته این مسائل با تدابیر ستاد کل نیرو‌های مسلح، ستاد کل ارتش و هیئت رئیسه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی برطرف شد. نیروی زمینی ارتش در اجرای این مأموریت مانند سایر مأموریت‌های محوله، سربلند خواهد بود. برابر مطالبه ستاد کل نیرو‌های مسلح و با تدابیر صورت گرفته، در سال ۱۴۰۴ روند کار سرعت بیشتری گرفته و بنا بر آن داریم که پروژه انسداد سیصد کیلومتری مرز مشترک استان خراسان رضوی با کشور افغانستان، حداقل تا پایان دی‌ماه و حداکثر تا پایان امسال به اتمام برسد.

چه اقدامات دیگری در کنار انسداد مرز اجرایی می‌شود؟

پس از نصب دیوار، سیم‌خاردار سه حلقه بر روی دیوار قرار می‌گیرد و در فواصل مشخص، برجک‌های نگهبانی بر روی دیوار نصب می‌شود. در کنار دیوار مرزی، جاده‌های متناسب با نیاز ساکنان محلی و نیرو‌های نظامی و انتظامی مستقر در مرز ایجاد خواهد شد. مجموعه این اقدامات در کنار هوشمندسازی، منجر به تغییرات درخور توجهی در زمینه حفاظت از مرز خواهد شد.

به‌گونه‌ای که ضمن افزایش تجهیزات، از تعداد نیروی انسانی مستقر در نوار مرزی کاسته شده و پایش مرزی نیز به صورت بهتری انجام خواهد شد. این پروژه پس از اتمام به همکاران مرزبانی تحویل داده می‌شود.

پس از اتمام پروژه انسداد در مرز‌های خراسان رضوی، ادامه این پروژه در استان خراسان جنوبی آغاز خواهد شد. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی با تمام توان پای کار اجرای این پروژه است و فرمانده نیروی زمینی نیز به‌طور مستمر پیگیر آن هستند که این پروژه با سرعت اجرا شود و روند اجرایش مختل نشود. ضمن اینکه برخی توانمندی‌های فنی نیروی زمینی نیز هم‌زمان با این پروژه تقویت شده است.