گلایه مردم از روند کند سامان دهی قبور شهدای گمنام بوستان ملت مشهد

شهردار منطقه ۱۱ مشهد  در پاسخ به گلایه مردم درباره روند کند سامان دهی قبور شهدای گمنام بوستان ملت: با تأمین بودجه، به سرعت پروژه را به پایان خواهیم رساند.

کد خبر: ۳۶۱۶۹۸

تاریخ : ۰۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ بیش از هفت ماه از طرح سامان‌دهی قبور شهدای بوستان ملت مشهد گذشته است. طرحی که قرار بود به قبور این دو شهید عزیز جلوه بصری و زیبایی بدهد به گفته شهروندان مدتی است با کنده‌کاری‌های این محدوده به حال خود رها شده است. اتفاقی که به اذعان برخی از شهروندان حس فراموشی این طرح را برای رهگذران تداعی می‌کند.

دی ماه سال‌۱۴۰۰ بود که با هماهنگی‌های صورت گرفته پیکر دو شهید گمنام دفاع مقدس در مراسمی باشکوه داخل بوستان ملت مشهد و در نزدیکی ورودی چهارراه آزادشهر به خاک سپرده شد. شهدایی که یکی از آنها در منطقه عملیاتی فاو و دیگری در عملیات کربلای‌۵ منطقه شلمچه به جمع شهدا پیوسته بودند.

در همین راستا و هم‌زمان با هفته دفاع مقدس مطالبه‌گری شهروندان برای تسریع در سامان‌دهی قبور شهدای گمنام بوستان ملت دوچندان شد. دختر شهید عرفایی یکی از فعالان اجتماعی است که به صورت جدی پیگیر تسریع در سامان‌دهی قبور شهداست.

او می‌گوید: هفته دفاع مقدس است. انتظار و توقع ما این بود که خیلی سریع‌تر شاهد تکمیل پروژه قبور شهدای بوستان ملت باشیم. چندباری پیگیری کردیم، اما موضوع بودجه را به عنوان دغدغه مهم در کندی روند اجرای این پروژه مطرح کردند. او می‌گوید: باید به این نکته توجه داشته باشیم که توقف طولانی‌مدت، سبب محرومیت شهروندان از زیارت این قبور شده است. نکته دیگری که عرفایی مطرح می‌کند مربوط به فعالیت‌های فرهنگی است که در جوار مزار این شهدا شکل گرفته است.

او در توضیحاتی بیان می‌کند: با مجوزی که شهرداری به ما داد در نزدیکی مزار این شهدا یک چایخانه برپا کردیم. در حال حاضر بیش از دویست روز است که هر صبح در این چایخانه با چای و صبحانه میزبان مردم هستیم و دراین‌باره نیز کار فرهنگی انجام می‌دهیم، اما شرایط کنونی قبور شهدا مشکلاتی را برای فعالیت فرهنگی ما ایجاد کرده است.

گلایه شهروندان در ارتباط تلفنی با مدیران

در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های پیگیری این موضوع، طی سلسله جلسات ارتباط تلفنی شهروندان با مدیران شهری، یکی از شهروندان با گلایه از وضعیت موجود اعلام کرد: قبور شهدای گمنام در بوستان ملت بیش از هفت ماه است که تخریب و به حال خود رها شده است. چندبار از شهرداری منطقه۱۱ پیگیری کرده‌ایم، اما تنهاپاسخی که به ما داده‌اند، این بوده است که نقدینگی نداریم. از شما تقاضا داریم کار اجرایی این قبور را پیگیری کنید.

واکنش جدی نایب رئیس شورا به مطالبه مردمی

در همان جلسه، خلیل موحدی محصل، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، ضمن تماس تلفنی مستقیم با شهردار منطقه۱۱، خواستار پیگیری فوری موضوع و تخصیص بودجه شد و گفت: این دغدغه جدی و درست است. در بودجه سال۱۴۰۴ برای آن ردیف گذاشته شده است. مدیریت شهری باید تدبیری داشته باشد تا پروژه‌ها معطل نماند. این هفته جلسه‌ای مشترک با شهردار منطقه برگزار شود تا موضوع به نتیجه برسد.

{$sepehr_key_154759}

جزئیات تأخیر پروژه از زبان شهردار منطقه۱۱

مهدی عرفانیان، شهردار منطقه۱۱ مشهد، در پاسخ به انتقادات مطرح شده، توضیحاتی برای روند اجرای پروژه ارائه داد و گفت: قرارداد پروژه در نیمه بهمن ماه پارسال منعقد و مدت قرارداد در آن شش ماه پیش بینی شد. با توجه به اینکه پروژه در دو سال پیاپی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برای اجرا برنامه ریزی شد، باید بودجه پروژه هم در هر دو سال در آلبوم بودجه قرار می‌گرفت.

شهردار منطقه۱۱ افزود: با توجه به تاریخ قرارداد این پروژه و زمان بودجه ریزی سال۱۴۰۴، مراحل بررسی و تصویب آن به گونه‌ای پیش رفت که در ابتدای سال۱۴۰۴ بودجه این پروژه قابل اعمال نبود. در ادامه مراحل پیگیری و اصلاح بودجه و ادامه فرایند‌های بودجه‌ای پروژه تا نیمه شهریور به طول انجامید. این موارد دلیل اصلی تأخیر پروژه است.

پیشرفت ۴۵ درصدی

عرفانیان ادامه داد: پیمانکار پس از شروع پروژه فعالیت‌هایی ازجمله عملیات‌های خاک برداری، زیرسازی ها، قسمتی از جدول گذاری، آماده سازی زیرکار آب نمای دور، بتن ریزی و... را در دست انجام داشت، اما به دلیل ممکن نبودن ثبت صورت وضعیت، درعمل با پایان توان مالی روبه رو شد.

شهردار منطقه۱۱ گفت: پروژه تاکنون حدود ۴۵درصد پیشرفت داشته است و بلافاصله پس از تأمین نقدینگی، پیمانکار ادامه کار را شروع خواهد کرد. همچنین تأخیرات بودجه، عملا زمان قرارداد پروژه را تا آخر آذرماه مجاز کرده است.