خبری از افتتاح اورژانس بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی در حاشیه شهر مشهد نیست | بهانه جدید؛ آب و برق نداریم

درحالی‌که افتتاح اورژانس بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی به آبان موکول شده بود، هنوز خبری از بهره‌برداری آن نیست.

کد خبر: ۳۷۱۸۷۰

تاریخ : ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۸

نوشته

سمیه سعادتمند | شهرآرانیوز؛ پروژه احداث بیمارستان ۵۴۰تختخوابی در حاشیه شرقی مشهد که سال‌ها به دلیل کمبود بودجه متوقف شده بود، اکنون با ورود منابع مولدسازی، جانی دوباره گرفته است. این بیمارستان که به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه درمانی مناطق کم‌برخوردار مشهد شناخته می‌شود، پس از اتمام فاز اسکلت‌بندی و سازه اورژانس، آماده ورود به فاز تکمیلی است، اما باوجود اینکه مسئولان بار‌ها زمانی را برای آغاز به کار این بخش از بیمارستان اعلام کرده بودند و آخرین وعده‌ها، بهره‌برداری در همین آبان بود، اما این وعده به دلایلی با عناوینی همچون نبود آب و برق و فضاسازی محقق نشده است.

حتی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم دیگر زمانی برای وعده‌های جدید خود یافت نکرده و اعلام می‌کنند که تاریخ بهره‌برداری این پروژه مهم درمانی کلان‌شهر مشهد مشخص نیست.

در همین زمینه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در گفت‌و‌گو با شهرآرا گفت: فاز یک اسکلت‌بندی ساختمان اصلی و سازه ساختمانی اورژانس تقریبا به اتمام رسیده و اقدامات اجرایی لازم برای تحویل‌گرفتن کار‌های انجام‌شده از سوی پیمانکار در حال پیگیری است.

علی رحیمی افزود: تمرکز کنونی بر آماده‌سازی اسناد مناقصه برای اتمام کار است. خوشبختانه، مجوز‌های مربوط به استفاده از منابع مولدسازی اخیرا دریافت شده و بر مبنای این بستر، دانشگاه در حال آماده‌سازی فراخوان مناقصه و طی مراحل قانونی است. همچنین فراخوان مناقصه برای تعیین پیمانکار اصلی فاز بعدی، هفته آینده آگهی می‌شود.

فرازونشیب یک دهه؛ شروع واقعی در سال۱۴۰۱

وی با اشاره به تاریخچه این پروژه توضیح داد: پروژه بیمارستان حاشیه شهر در سال‌های ۹۴-۹۵ مطرح شد تا از محل اعتبارات خاص حاشیه شهر و با همکاری آستان قدس و مسکن و شهرسازی انجام شود، اما آن فرایند متوقف شد و هیچ اتفاق اجرایی نیفتاد. عملیات اجرایی پروژه، پس از دریافت ماده۲۳ و تعریف اعتبار در ردیف‌های بودجه‌ای دولت، به‌طور رسمی از سال۱۴۰۱ دوباره شروع شده است.

نیاز ۲.۵همتی تا پایان راه و تخصیص بودجه سال آینده

رحیمی در خصوص وضعیت اعتباری پروژه تصریح کرد: برآورد اولیه در سال۱۴۰۱، حدود ۱.۴هزار میلیارد تومان بود، اما به دلیل نرخ تورم و افزایش شدید قیمت مصالح، اکنون ۲.۵همت دیگر برای تکمیل کامل پروژه تا انتها مورد نیاز است. امسال ۳۰۰میلیارد تومان توسط دولت تخصیص داده شد که با توجه به این اعتبارات، امیدواریم این پروژه دو ساله، تا پایان سال۱۴۰۶ به اتمام برسد. تاکنون درمجموع ۴۵۰میلیارد تومان برای کل پروژه هزینه شده است.

{$sepehr_key_165913}

تمرکز ویژه روی زنان، زایمان و طب اورژانس

وی افزود: این بیمارستان که با ظرفیت اولیه ۵۴۰تختخواب دیده شده، قابلیت توسعه تا ۶۱۰تخت را نیز داراست؛ ظرفیتی که فعلا برای نیاز‌های این منطقه کفایت می‌کند. این مرکز یک بیمارستان مرکزی است و تمام بخش‌های اصلی شامل جراحی، داخلی، قلب، زنان و زایمان را دربرمی‌گیرد؛ اما تمرکز اصلی آن بر تقویت بخش زنان و زایمان و طب اورژانس است.

چالش زیرساختی و عدم امکان افتتاح اورژانس

رحیمی با اشاره به موانع موجود، گفت: اگرچه سازه ساختمانی اورژانس تقریبا تمام شده، اما زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق، گاز و محوطه‌سازی باقی مانده که همکاران در حال پیگیری‌های لازم هستند. به این نکته باید توجه کرد که اورژانس به‌تنهایی قابلیت افتتاح ندارد. اگر بخواهیم آن را بهره‌برداری کنیم، باید در قالب یک درمانگاه باشد که آن هم منوط به دریافت مجوز از بیمه است.

برای ارائه خدمات درمانی درست و عملکرد اصلی بیمارستان، باید حداقل یک بخش بستری به اضافه اتاق عمل آماده شود تا بتوانیم خدمات صحیح ارائه دهیم. این چالش، زمان دقیق اتمام پروژه را نامشخص نگه‌داشته و احتمال تأخیر در افتتاح نهایی را قوت می‌بخشد.