امداد‌رسانی مجدد مدیریت شهری مشهد به کشف‌رود | احداث تصفیه‌خانه سپتاژ از سر گرفته می‌شود

با انتخاب پیمانکار جدید احداث تصفیه‌خانه سپتاژ، به‌زودی عملیات ساخت آن توسط شهرداری مشهد از سر گرفته می‌شود.

کد خبر: ۳۷۶۰۰۸

تاریخ : ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ سال‌۱۳۹۸ و با دستور استانداری خراسان‌رضوی، سیزده دستگاه اجرایی از جمله مسئولان شرکت آبفا، آب منطقه‌ای خراسان، شهرداری، اداره‌کل حفاظت از محیط‌زیست، دادگستری، صداوسیما و... دور یک میز نشستند تا مسئله و مشکل کشف‌رود را یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف کنند.

از دل آن جلسه تفاهم‌نامه‌ای بیرون آمد که براساس آن، فرماندهی واحد کشف‌رود به شهرداری واگذار شد و برای هر‌سازمان و اداره‌کل هم وظایف مختلفی تعریف شد که همه با امضای این تفاهم‌نامه مهم ملزم به اجرای آن بودند.

ساخت تصفیه‌خانه سپتاژ برای تصفیه فاضلاب‌های به‌اصطلاح سپتیک و تانکری یکی از همین وظایف بود که به شهرداری مشهد سپرده شد و کلنگ ساخت آن یک سال پس از تأیید و امضای این تفاهم‌نامه به زمین زده شد، ولی تغییرات نرخ ارز و درخواست افزایش رقم خارج از ضابطه قانونی قرارداد توسط پیمانکار، این پروژه مهم را تقریبا تعطیل و متوقف کرد. اکنون و بعد از گذشته چند‌سال، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری یک‌بار دیگر این پروژه مهم محیط‌زیستی را زنده کرد.

اقدامات مدیریت شهری، فراتر از مسئولیت‌های قانونی

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد در گفت‌و‌گو با شهرآرا با اشاره به اقدامات گسترده شهرداری برای حل این معضل قدیمی زیست‌محیطی در مشهد ادامه داد: شهرداری مشهد از سال‌۱۳۹۳ تا امروز و پیش از امضای تفاهم‌نامه سال‌۱۳۹۸، با تکیه بر منابع داخلی خود، اجرای طرح‌های سامان‌دهی و احیای این رودخانه تاریخی را آغاز کرده بود، آن هم درحالی‌که بخش عمده بستر رودخانه خارج از محدوده شهر قرار دارد و جزو وظایف ذاتی شهرداری محسوب نمی‌شود.

حسین مختاری افزود: براساس تعهدات توافق‌نامه همکاری، موضوع احیای کشف‌رود را فراتر از مسئولیت‌های قانونی خود و با نگاه اجتماعی دنبال کرده‌ایم.

مهم‌ترین اقدام در مسیر سامان‌دهی کشف‌رود

وی احداث تصفیه‌خانه سپتاژ را یکی از مهم‌ترین اقدامات شهرداری در ماجرای سامان‌دهی کشف‌رود دانست و افزود: احداث تصفیه‌خانه سپتاژ از سال‌۱۳۹۸ آغاز شد و پس از امضای توافق‌نامه، اسناد مناقصه تهیه و فراخوان انتخاب پیمانکار منتشر شد. در آبان‌۱۳۹۹ نیز عملیات اجرایی ساخت آن با هدف سامان‌دهی تانکر‌های فاضلاب سپتیک آغاز شد. براساس قراردادی که نوشته شده بود، پروژه باید طی دو سال، یعنی در سال‌۱۴۰۱، به بهره‌برداری می‌رسید؛ اما پیمانکار در میانه کار پروژه را متوقف کرد.

چرا سپتاژ متوقف شد؟

وی درباره علت توقف ناگهانی پروژه نیز بیان کرد: درحالی‌که پیشرفت فیزیکی پروژه به حدود ۵۰‌درصد رسیده و بخش درخورتوجهی از تجهیزات نیز خریداری شده بود، تغییرات نرخ ارز، درخواست افزایش رقم مبلغ قرارداد از سوی پیمانکار، آن هم خارج از ضوابط قانونی و ظرفیت قراردادی، تخصیص‌نیافتن ارز دولتی و کمبود نقدینگی در شهرداری، باعث توقف پروژه شد.

۷ ماه پیگیری بی‌نتیجه

مختاری ادامه داد: سال‌۱۴۰۱ و تا چندین‌ماه پس از توقف پروژه، جلسات متعددی در استانداری برگزار شد و شهرداری برای بازگشت پروژه به مسیر، کمک‌های درخورتوجهی به پیمانکار ارائه داد، اما با‌وجود این حمایت‌ها، پیمانکار همکاری لازم را انجام نداد و پروژه از سوی آنها رها شد. در نهایت و پس از حدود هفت‌ماه پیگیری بی‌نتیجه، در جلسات قرارگاه مدیریت کشف‌رود در استانداری به این جمع‌بندی رسیدیم که چاره‌ای جز فسخ قرارداد نداریم.

وی با بیان اینکه فرایند فسخ قرارداد و تحویل کارگاه پروژه به شهرداری تا سال‌۱۴۰۳ طول کشید، افزود: در زمستان‌۱۴۰۲ فسخ قرارداد به پیمانکار ابلاغ شد که به‌دلیل فرایند‌های قضایی، تحویل کارگاه با تأخیر انجام و پس از کش‌و‌قوس‌هایی، در اواسط سال گذشته با حکم قضایی کارگاه سپتاژ به شهرداری بازگردانده شد.

{$sepehr_key_170432}

هزینه ۷۴‌میلیاردی به ۷۰۰‌میلیارد تومان رسید

مختاری با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های ساخت پروژه سپتاژ، به تشریح مسیر واگذاری دوباره این پروژه به پیمانکاری جدید پرداخت و تصریح کرد: برای تکمیل تصفیه‌خانه سپتاژ، سه مرتبه فراخوان برگزار شد تا در نهایت پیمانکار جدیدی برای تکمیل ۵۰‌درصد باقی‌مانده پروژه اعلام آمادگی کرد و هم‌اکنون قرارداد در مرحله بررسی و تأیید نهایی شورای‌اسلامی‌شهر است؛ پروژه‌ای که در سال‌۱۳۹۹ با رقم ۷۴‌میلیارد تومان قابل‌اجرا بود، اکنون با رشد چندبرابری قیمت‌ها، نیازمند اعتباری بیش از ۷۰۰‌میلیارد تومان است.

اولین تجربه کشور در مشهد

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری با تأکید بر اینکه مشهد اولین شهری است که در آن تصفیه‌خانه سپتاژ ساخته می‌شود، گفت: تصفیه‌خانه سپتاژ مشهد نخستین پروژه از این نوع در کشور است و هیچ‌تجربه مشابهی در ایران وجود ندارد. این تصفیه‌خانه با ظرفیت ۳ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، نقشی اساسی در سامان‌دهی کشف‌رود و مدیریت فاضلاب سپتیک شهری خواهد داشت.