کلان‌پروژه‌های عمرانی شهر مشهد در چه مرحله‌ای قرار دارند؟

آخرین وضعیت کلان‌پروژه‌های عمرانی شهر مشهد توسط رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد تشریح شد.

کد خبر: ۳۹۳۵۷۴

تاریخ : ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در تور خبری اصحاب رسانه از پروژه‌های عمرانی مشهد که امروز (۲۹ بهمن ۱۴۰۴) انجام شد، از پروژه‌های چپ‌گرد بولوار شاهنامه به بزرگراه پیامبراعظم(ص)، دوربرگردان‌های بزرگراه هاشمی رفسنجانی، آزادراه مشهد-چناران، میدان امام حسن مجتبی (ع)، چپ‌گرد شهید فهمیده، تقاطع غیرهم‌سطح خیام و دوربرگردان شرقی ابوطالب بازدید شد.

پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی پروژه چپ‌گرد شاهنامه به بزرگراه پیامبراعظم(ص)

در جریان این بازدید، رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما ۱۰ پروژه از همکاران خود در شورای پنجم تحویل گرفتیم و تکمیل کردیم، ۱۵ پروژه هم این دوره شروع شد که ۵ پروژه تکمیل شد و ۱۰ پروژه تحویل شورای هفتم خواهد شد. اعتبار حوزه عمران ۲۷ همت بود که اکثر پروژه‌ها جمع‌بندی شد.

مجید نژادحسین درخصوص پروژه چپ‌گرد بولوار شاهنامه به بزرگراه پیامبراعظم(ص) بیان کرد: این پروژه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار دارد. نقشه‌های پروژه تکمیل است، رفع معارض آن انجام و احداث چپ‌گرد پروژه شروع شده است.

وی افزود: این پروژه همچنین دو دوربرگردان دارد و یک زیرگذر هم محل اتصال شاهنامه به بولوار اندیشه است. پیشرفت فیزیکی پروژه مطلوب است و پروژه در سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد. پروژه چپ‌گرد شاهنامه به بزرگراه پیامبراعظم(ص) جزو پروژه‌های فعال بوده و تزریق مالی آن نیز انجام شده است. این پروژه در ترافیک بزرگراه پیامبراعظم(ص) و بولوار شاهنامه بسیار تأثیرگذار است.

نژادحسین خاطرنشان کرد: هفت دوربرگردان در بزرگراه پیامبراعظم(ص) طراحی شده، اسناد در حال تکمیل بوده و در دستورکار است که تعدادی این دوره و تعدادی در دوره هفتم آغاز خواهد شد.

آغاز پروژه احداث دوربرگردان غیرهم‌سطح، زیرگذر و اصلاح هندسی بزرگراه هاشمی‌رفسنجانی در سال جاری

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد در جریان بازدید از پروژه دوربرگردان‌های بزرگراه هاشمی رفسنجانی عنوان کرد: برای بزرگراه هاشمی رفسنجانی دوربرگردان غیرهم‌سطح، زیرگذر و اصلاح هندسی در نظر گرفته شده که اعتبار این اقدامات یک همت است. این پروژه را امسال شروع خواهیم کرد و در سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد. این کار در دستورکار قرار گرفته و انتخاب پیمانکار نیز انجام شده است.

کلنگ‌زنی آزادراه مشهد-چناران تا پایان امسال

وی درخصوص پروژه آزادراه مشهد-چناران گفت: این پروژه یکی از پروژه‌های کلان و محوری دوره ششم است که در دوره هفتم تکمیل خواهد شد. بخشی از پروژه اجرا و آسفالت شده، ۴.۴ کیلومتر آن باقی مانده که ۲.۵ کیلومتر که در تعهد شهرداری مشهد است، تا پایان سال کلنگ‌زنی می‌شود. ما در حال برآورد پروژه هستیم که احداث این پروژه با تملک ۵ همت برآورد شده است.

{$sepehr_key_190298}

کاهش ۴۹ درصدی ترافیک در محدوده بلافصل در پروژه میدان امام حسن مجتبی(ع)

نژادحسین درخصوص پروژه میدان امام حسن (ع) تصریح کرد: با اجرای این پروژه، شاهد کاهش ۴۹ درصدی ترافیک در محدوده بلافصل هستیم. این پروژه یکی از تأثیرگذارترین پروژه‌ها در این دوره است و در بین پروژه‌ها بالاترین تأثیر را در کاهش ترافیک دارد؛ بار میدان دانشجو و بولوار شهید قانع را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: این پروژه از ۶ پل تشکیل شده، یک زیرگذر و قسمت هم‌سطح را دارد. نکته کلیدی اتصال بولوار شهید فخرایی به بولوار شاهد است که پیش‌بینی شده یک پل هوایی احداث شود. این پروژه ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد. در حال حفاری هستیم و تنها مقداری رفع معارض داریم تا روند پیشرفت پروژه تسریع شود. با اجرای این پروژه، محدوده شهرداری منطقه ۱۰ و ۱۱ متصل و پروژه در سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد.

بهره‌برداری از پروژه چپ‌گرد شهید فهمیده در هفته اول اسفندماه

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص پروژه چپ‌گرد شهید فهمیده گفت: این پروژه تکمیل شده و هفته اول اسفندماه به بهره‌برداری خواهد رسید. اعتبار کل پروژه یک همت است. برای ساخت این چپ‌گرد، ۶۰۰ میلیارد تومان و برای دوربرگردان آن ۱۰۰ میلیارد هزینه شده که این دوربرگردان سال گذشته افتتاح شد.

وی اضافه کرد: در این چپ‌گرد، ۲۱۸ سگمنت و در چپ‌گرد دیگر ۱۱۸ سگمنت کار شده است. این پروژه بسیار تأثیرگذار است؛ یکی از گلایه‌های شهروندان در میدان شهید فهمیده و اهالی بولوار توس اجرای این پروژه بود که می‌توانست زودتر تکمیل شود، اما با اتفاقات دی‌ماه تأخیر یافت.

نژادحسین درخصوص تقاطع غیرهم‌سطح خیام نیز عنوان کرد: اعتبار این پروژه یک همت است و ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد. در این تقاطع، ۳۰۰ سگمنت استفاده شده که هر پل ۱۵۰ سگمنت است، ۷۰ سگمنت نصب شده، غیر از ۷۰ سگمنت نیز بقیه تهیه شده است.

وی درخصوص پروژه دوربرگردان شرقی ابوطالب بیان کرد: این پروژه در سمت شرق بولوار ابوطالب قرار دارد. پل ابوطالب و سمت غربی این پروژه اجرا شده بود و ما در این دوره، بخش شرقی را در دستورکار قرار دادیم. اعتبار پروژه ۱۳۰ میلیارد تومان است، اما پیش‌بینی می‌کنیم هزینه تمام‌شده ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان باشد. این پروژه اردیبهشت ۱۴۰۵ تکمیل می‌شود، در این دوره شروع شده و در همین دوره نیز تکمیل خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد افزود: با توجه به اینکه آزادراه مشهد-چناران در دستورکار قرار دارد، کلیه پروژه‌های رینگ ۱۰۰ متری بر این اساس تعریف شده که چهارسطحی آزادگان را تکمیل کردیم. میدان امام حسن (ع) شروع و میدان شهید فهمیده و خیام تعریف شد، در حال تکمیل دوربرگردان شرقی ابوطالب نیز هستیم.

وی ادامه داد: اگر این پروژه اجرا نشود، تمام ترافیک به میدان امام حسین (ع) برمی‌گردد. تمام پروژه‌ها را با مبنای مطالعاتی و ترافیکی تعریف کردیم تا با اجرای آزادراه مشهد-چناران ترافیک روان حرکت کند.