توقف پروژه سالن ورزشی امامت

کد خبر: ۴۲۱۵

تاریخ : ۰۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۱

نوشته

فهیمه شهری - تخصیص نیافتن اعتبار موجب شده است روند ساخت و تجهیز پروژه سالن ورزشی امامت متوقف شود.سید عادل مشیریان، کارشناس تربیت بدنی شهرداری منطقه 11، با اعلام این خبر در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرا محله اظهار کرد: ساخت مجموعه ورزشی امامت، حدود 2ونیم سال پیش آغاز شد و با وجود اینکه شهرداری شرایط مالی خوبی نداشت، این پروژه با پیشرفت خوبی ادامه یافت. ابتدا قرار بود، بهمن ماه سال 97 افتتاح شود اما این تاریخ به خرداد 98 موکول شد و اکنون گفته می‌شود تا بهمن امسال افتتاح می‌شود.

مجموعه مادر و کودک
وی با بیان اینکه ساخت فیزیکی ساختمان تا 90 درصد پیشرفت داشته و فقط تجهیز داخلی و آماده‌سازی محیط بیرون آن مانده است، گفت: این پروژه موقعیت مکانی بسیار خوبی دارد اما اکنون ساختمانی در بین درختان است و باید محیط بیرون آن به گونه‌ای مناسب‌سازی شود که امنیتش تأمین شود و شهروندان در عبور و مرور مشکلی نداشته باشند.
مشیریان تصریح کرد: منطقه 11 به شهرداری مرکز پیشنهاد داد این مجموعه ورزشی را به مادر و کودک اختصاص دهد که در این صورت، اولین سالن اختصاصی کودکان در کشور با این وسعت را خواهیم داشت، همچنین پیشنهاد شد زمین‌های اطرافش هم به گونه‌ای ساخته شود که برای ورزش پدران استفاده شود و اعضای یک خانواده بتوانند هم‌زمان به ورزش بپردازند.

ایستگاه 8 میلیاردی
وی افزود: معاون قبلی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری با این طرح موافقت ضمنی کرده بود اما اکنون با تغییراتی که در معاونت روی داده است باید ببینیم آیا معاون جدید با این رویکرد موافق است یا خیر.
مشیریان با اشاره به اینکه مجموعه ورزشی امامت دارای یک سالن توپی و 4 سالن غیرتوپی است، اظهار کرد: کف‌پوش، تجهیزات داخلی، وسایل ورزشی و رختکن سالن هنوز آماده نشده، ضمن اینکه آب و گاز هم ندارد و حفاری و رساندن لوله‌های مربوط، هزینه‌بر است. افزون بر این برای آماده‌سازی محیط بیرونی هم کار چندانی انجام نشده است.
وی با بیان اینکه افتتاح این پروژه به همت و همکاری سازمان فرهنگی، خدمات شهری و فضای سبز نیاز دارد، گفت: اکنون به 8 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه نیاز داریم ولی چون این اعتبار اختصاص نیافته، پیمانکار کار را متوقف کرده است.
کارشناس تربیت بدنی شهرداری منطقه اظهار کرد: مهندس کلائی، شهردار مشهد، قول داده است پروژه تا دهه فجر افتتاح شود اما هر زمان بودجه تخصیص یابد، در مدت 3ماه پروژه به اتمام می‌رسد.

2 ماه بی حرکت
وحید اقتصادی، سرناظر پروژه ورزشی امامت، هم با اشاره به اینکه حدود 2ماه است که پروژه متوقف شده است، گفت: در حالی‌که پروژه به مراحل پایانی رسیده است، به دلیل نداشتن اعتبار مدتی متوقف بود اما اکنون مسئولان شهرداری قول داده‌اند تا یک هفته آینده، 3میلیارد تومان بودجه اختصاص دهند.
وی افزود: این 3میلیارد صرف تکمیل تجهیزات مکانیکی و برقی و گرفتن امتیازات آب، برق و گاز خواهد شد، غیر از آن، 5میلیارد تومان دیگر برای محوطه‌سازی و خرید تجهیزات ورزشی نیاز داریم.

درگیر بودجه
وی با بیان اینکه روند ساخت و تکمیل پروژه به دریافت بودجه بستگی دارد، تصریح کرد: متأسفانه شرکت‌های آب، برق و گاز همکاری لازم را با شهرداری ندارند و برای دادن امتیاز، حفاری و کشیدن لوله، مبالغ زیادی می‌خواهند.
وی درباره استاندارد بودن مجموعه برای استفاده کودکان گفت: کلیات طرح برای تمام سنین استفاده می‌شود و استاندارد است اما اگر قرار باشد مجموعه برای کودکان و مادران اختصاص یابد، در انتخاب تجهیزات داخلی باید وسایلی خریداری شود که مناسب این قشر باشد.