۲۳۵ روز تا بهره‌برداری از جاده ۴۵ متری سردخانه به آزادراه شهید شوشتری مشهد

مــدیـرعـامل سازمان عمران شهرداری مشهد اعلام کرد که مسیر دسترسی جاده ۴۵ متری سردخانه به آزاد‌راه شهید شوشتری تا ۲۳۵ روز دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید و اکنون پیشرفت فیزیکی این‌پروژه ۶.۲ درصدی است.

کد خبر: ۴۷۸۹۹

تاریخ : ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۷

نوشته

علیرضا ظهیری | شهرآرانیوز؛ امیرسیاوش حجازی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه عملیات اجرایی مسیر ۴۵ متری و پل سواره‌رو سردخانه در اولین روز مهرماه امسال با حضور مسئولان استانی و شهری آغاز شد، اظهار کرد: این‌پروژه با هدف ایجاد مسیر دسترسی از پایانه بار به آزادراه مشهد-باغچه (آزادراه شهید شوشتری) اجرایی شده است تا بتواند از حجم ورود خودرو‌های سنگین به شهر مشهد بکاهد.

اعتبار ۳۵ میلیاردی برای رفع گره ترافیکی

وی با بیان اینکه عرض کم جاده سردخانه به دلیل تردد حجم بالایی از خودرو‌های سنگین، سبب بروز مشکلات ترافیکی و تصادف در این‌محور می‌شد، ادامه داد: ازاین‌رو عملیات اجرایی این‌پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان آغاز شد و قرار است این‌جاده در مدت زمان ۲۷۰ روز به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد با اشاره به گذشت ۳۵ روز از اجرای پروژه و پیشرفت ۶.۲ درصدی آن گفت: براساس برنامه زمان‌بندی ۲۳۵ روز دیگر تا پایان عملیات اجرایی این‌پروژه زمان باقی مانده است و امیدواریم در این‌مدت پروژه تکمیل و در نهایت آن را تحویل شهروندان این‌منطقه و رانندگان وسایل نقلیه سنگین بدهیم. وی در ادامه افزود: این‌پروژه شامل بهسازی مسیل، بازگشایی کال طرق با عرض ۴۰ متر، اجرای جاده از میدان پایانه بار تا اتصال به کنارگذر اتوبان مشهد-نیشابور به عرض ۳۵ متر، ایجاد جدول‌های انتقال آب سطحی، آیلند میانی و روسازی مسیر‌های رفت و برگشت و در نهایت اجرای ۴ دهانه پل با طول ۸۰ متر است.

چرایی اجرای پروژه جاده سردخانه

در گذشته نه چندان دور، این‌مسیر به‌دلیل عرض بسیار کم با گره‌های ترافیکی طولانی دست به گریبان بود. علاوه‌برآن تصادفات متعددی نیز در این‌مسیر اتفاق می‌افتاد که اغلب منجر به فوت یا جراحات سنگین می‌شد. عبور تعداد زیادی تریلی در این‌مسیر نیز به ترافیک و حوادث یادشده، تا حد زیادی دامن می‌زد. ازاین‌رو اجرای پروژه پل سواره و جاده دسترسی محور ۴۵ متری سردخانه در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.

براین‌اساس فعالیت عمرانی پروژه پل سواره‌رو و جاده دسترسی محور سردخانه با زمان‌بندی نه‌ماهه آغاز شد. این‌پروژه در پایانه بار، حد فاصل جاده قدیم و جدید نیشابور از میدان کارآفرین تا اتصال به کنارگذر بزرگ‌راه مشهد باغچه در حال اجراست و عملیات عمرانی آن از سوی سازمان عمران و با همکاری شهرداری منطقه ۷ اجرا خواهد شد.