پل روگذر تقاطع ابوطالب نیمه اسفند ۹۹ افتتاح می‌شود

پروژه ساخت تقاطع غیر همسطح ابوطالب بیش از ۶۹ درصد پیشرفت دارد و در زمان وعده‌داده‌شده به بهره‌برداری می‌رسد.

کد خبر: ۵۴۶۵۸

تاریخ : ۱۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵

نوشته

علیرضا ظهیری | شهرآرانیوز؛ عملیات ساخت تقاطع غیر همسطح ابوطالب با هدف کاهش بار ترافیکی بزرگ راه شهید چراغچی و میدان سپاد، توسعه اقتصادی محدوده ابوطالب شمالی و اتصال شمال به جنوب محور ابوطالب از هفتم اردیبهشت ماه امسال آغاز شد و زمان پیش بینی شده برای ساخت آن نیز ۱۰ ماه در نظر گرفته شده است. درهمین راستا معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهردار مشهد هم اعلام کرد که این پروژه در موعد مقرر به بهر برداری می‌رسد و اینک از پیشرفت فیزیکی ۶۹.۲ درصدی برخوردار است.

خلیل ا... کاظمی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه موضوع ساخت پل متصل کننده ابوطالب شمالی به ابوطالب جنوبی یکی از مطالبات چندین ساله ساکنان این محدوده است که مورد تأکید شهردار مشهد نیز قرار گرفته است، اظهار کرد: درهمین راستا عملیات ساخت پل متصل کننده این ۲ محور پس از انجام مراحل مطالعاتی از ۷ اردیبهشت ماه ۹۹ با زمان تعیین شده ۱۰ ماه آغاز شد.

وی با بیان اینکه ساخت این پل بتنی سبب رشد اقتصادی و افزایش سطح امنیتی منطقه خواهد شد، ادامه داد: یکی از مشکلات ترافیکی محور صدمتری مشهد در محدوده تقاطع سپاد رقم می‌خورد؛ ازاین رو ساخت پل ابوطالب علاوه بر اثرات مثبتی که برای مردم و ساکنان این محله خواهد داشت، سبب کاهش بار ترافیکی میدان سپاد خواهد شد و شهروندان برای رسیدن به منطقه گردشگری سپاد می‌توانند از مسیر دوم نیز تردد کنند.
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهردار مشهد با بیان اینکه سازه این پل بتنی و با تیر‌های ازپیش ساخته شده است، ادامه داد: طول این پل با احتساب رمپ‌ها در مجموع ۴۵۰ متر است و عرض سواره رو در ۲ مسیر رفت و برگشت نیز ۲۳ متر است.

وی با اشاره به وجود ۸ دهانه با عرض ۲۳ متر در این پل بتنی، گفت: یکی از اقدامات مهم مدیریت شهری برای ساخت این پل، نصب تیر‌های از پیش ساخته شده روی دهانه‌های چهارم و پنجم پل بود؛ زیرا این ۲ دهانه روی بزرگ راه بود و باید مسیر مسدود می‌شد که خوشبختانه در ۲ عملیات شبانه و در ساعت خواب شهروندان عملیات نصب تیر‌های یکی از دهانه‌ها در فاصله زمانی کمتر از ۱۰ ساعت و دیگر دهانه با استفاده از تجربه دهانه قبلی در فاصله‌ای کمتر از ۶ ساعت انجام شد.

کاظمی با تأکید بر اینکه سعی مجموعه مدیریت شهری مشهد این است که این پروژه در زمان تعیین شده آماده بهره برداری شود، تصریح کرد: خوشبختانه روند اجرایی کار با سرعت شایان توجهی در حال انجام است.
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهردار مشهد افزود: براساس برنامه روزشمار، زمان پایان پروژه ۱۵ اسفندماه ۹۹ تعیین شده است و امیدواریم این پروژه ۶۱ روز دیگر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

آزادسازی نیمی از پلاک‌های در مسیر پروژه

اما یکی از مشکلات سرراه پروژه ابوطالب، پلاک و املاک در مسیر بود که شهردار منطقه ۲ مشهد نیز دراین باره به خبرنگار ما گفت: تعداد املاک در مسیر این پروژه ۴۸ پلاک بوده است که از ابتدای شروع به کار پروژه ساخت پل ابوطالب، اقدامات لازم برای تملک این املاک نیز در دستورکار قرار گرفت.

حجت فرقانی افزود: تاکنون از این تعداد پلاک، ۲۴ پلاک با انجام فرایند تملک، آزادسازی شده و از این تعداد ۲۱ پلاک توسط شرکت سپاد و ۳ پلاک با هزینه شهرداری با مجموع اعتبار ۳۱ میلیارد ریال آزادسازی شده است.
وی با بیان اینکه اکنون ۲۴ پلاک نیز باقی مانده است که باید با انجام اقدامات مختلف نظیر تعامل یا استفاده از مواد قانونی برای آزادسازی آن‌ها اقدام شود، گفت: اکنون ۲ پلاک در این مسیر با استفاده از تبصره ۹ آزادسازی شده است و در مجموع امیدواریم تا یک ماه آینده تعداد پلاک‌های باقی مانده نیز به طور کامل تملک و آزادسازی شود.