۲۴۲۲ روز انتظار برای طرح تفصیلی توس

رضاریاحی دبیر شهرآرامحله منطقه ۱۲

کد خبر: ۶۶۹۹

تاریخ : ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۷

نوشته

اردیبشهت سال92 بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان، الحاق منطقه تاریخی توس به شهرداری مشهد به‌طور رسمی اعلام و ابلاغ شد و درنتیجه آن 16هسته جمعیتی روستایی به نام‌های اکبرآباد، حاجی‌آباد، مهدی‌آباد، چهاربرج، هاشمی‌نژاد، مردارکشان، اسفندیان، توس سفلی، توس علیا، اسلامیه، خطایان، سیدعلی، شافیل، شمس‌آباد، کلاته‌برفی و جوفروش با وسعت بیش از 3500هکتار وسعت، در قالب ناحیه3 به منطقه12 شهری مشهد افزوده شد.
خاطرمان آرام شد که سامان‌دهی این بافت تاریخی بهبود می‌یابد و می‌توان امید داشت که روحی تازه در جسم نیمه جان دیار حکیم فردوسی دمیده شود. با الحاق توس به مشهد اقدامات خوبی آغاز شد و طرح‌های اولیه و زیربنایی متعددی همچون سامان‌دهی مسیر وردی به بولوار شاهنامه، احداث آیلند میانی بولوار شاهنامه، مقابله با ساخت و سازهای مسکونی و ویلایی غیرمجاز، تعطیلی معادن، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و برخی فرعی‌ها، اجرای پروژه عظیم جلوخان آرامگاه فردوسی، پیگیری طرح اولیه پروژه 32هکتاری پردیس، اجرای فضای سبز و پارک خطی در حوالی کشف‌رود، مرمت خانه اربابی چهاربرج و مرمت دیوار باره و کهن‌دژ که شهرداری، اداره راه و شهرسازی و میراث فرهنگی هر کدام به نوبه خود اجرای آن را در دست گرفتند، همچنین برخی فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی مانند برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی و قهرمانی کشور نیز به همت کمیسیون توسعه و عمران شهر توس در شورای اسلامی شهر مشهد در این محدوده اجرا شد و تشکیل پویش بزرگ و تیم کشتی لیگ برتری(# تا-ثبت-جهانی-توس) نام این شهر کهن را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخت. اما مهم‌ترین کار برای سامان‌دهی این منطقه تاریخی، تهیه طرح تفصیلی الحاق ناحیه منفصل توس به شهر مشهد است که با گذشت بیش از 6سال، همچنان بلاتکلیف است.
طرح تفصیلی توس ابتدا با اختلاف نظر شهرداری و اداره راه و شهرسازی بر سر اینکه چه ارگانی باید طرح تفصیلی توس را تهیه کند، چند صباحی به تعویق افتاد، چند ماهی گذشت و سرانجام اداره راه و شهرسازی براساس مصوبه جلسه استانداری متولی طرح تفصیلی توس انتخاب شد. پس از کش و قوس‌های فراوان مشاور طرح تفصیلی انتخاب شده و مطالعه بر روی طرح آغاز شد. بعد از چندین سال بحث و گفت‌وگوی فراوان، سرانجام در سال گذشته(سال 1397) طرح تفصیلی توس در کمیسیون ماده5 اداره راه و شهرسازی و شورای برنامه ریزی استان تصویب شده و برای تأیید نهایی و ابلاغ به شورای عالی شهرسازی فرستاده شد، اما با قید فوریتی که در طرح وجود دارد، کمیته فنی شورای عالی شهرسازی فقط یک‌بار در اردیبهشت امسال درباره طرح تفصیلی توس تشکیل جلسه داده و دیگر هیچ خبر تازه‌ای نیست.
امروز 18مهر ماه سال98 است و از اردیبهشت سال92، 2422روز می‌گذرد، زمان زیادی است که طرح تفصیلی توس منتظر ابلاغ است و شهروندان ناحیه3 منطقه12 که امروز نزدیک به 60هزار نفر جمعیت دارند، همچنان برای خاکی‌بودن کوچه‌هایشان، عدم صدور پروانه ساخت برای منازلشان، پلمب‌شدن به جرم ساخت بدون مجوز خانه‌هایشان، نبود فضای سبز و پارک‌های زیبا در محله‌شان، کمبود مراکز درمانی مانند درمانگاه و بیمارستان در منطقه‌شان، کمبود مراکز آموزشی مانند دبستان و دبیرستان برای فرزندانشان، سیستم آب و فاضلاب معیوب در خانه‌هایشان و کمبود مراکز تفریحی و سرگرمی در شهرشان فقط یک جمله می‌شنوند، «ان‌شاءا... طرح تفصیلی ابلاغ شود، چشم.»